Trang thông tin điện tử Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Cư Jút

https://taichinh.cujut.daknong.gov.vn

Bộ Giao thông – Vận tải thúc đẩy tiến độ quốc lộ 1, quốc lộ 14 và cầu treo dân sinh

Ngày 4/11, Ban cán sự Bộ Giao thông – Vận tải (GTVT) đã họp kiểm điểm tiến độ các dự án quốc lộ 1, quốc lộ 14 và cầu treo dân sinh.

Tính đến thời điểm này, các dự án mở rộng quốc lộ 1 đã cơ bản thi công xong phần nền đường, sẽ thi công đại trà vào cuối năm 2014 và trong năm 2015. Một số dự án trước đây bị chậm, nay đang được khắc phục như hầm Phú Gia – Phước Tượng, đoạn qua Bình Định.

Tại dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên hiện hoàn thiện công tác thí nghiệm và thảm thử lớp bê tông và sẽ thi công đại trà vào cuối năm 2014, 2015. Một số trường hợp cá biệt như Công ty Đức Đạt Gia Lai thi công đoạn Cầu 38 – Đồng Xoài thi công không đúng kỹ thuật đã bị xử lý nghiêm khắc.

Đối với 2 dự án này, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các bên đẩy nhanh tiến độ, đối với dự án quốc lộ 1 hoàn thành toàn tuyến vào cuối năm 2015, sớm hơn so với kế hoạch được giao 1 năm. Bộ trưởng yêu cầu các đồng chí Thứ trưởng phải kiên quyết hơn nữa, tăng cường kiểm tra hiện trường vì đây là giai đoạn nước rút cần đảm bảo, tránh làm ẩu. Đồng thời lưu ý việc thẩm tra phê duyệt dự án xem lại việc giảm giá 5% và yêu cầu giảm tiếp 5% giá nữa.

Với dự án cầu treo, đến thời điểm này vẫn còn chậm. Hiện vẫn còn 100/186 cầu chưa phê duyệt thiết kế. Bộ trưởng yêu cầu các bên liên quan phải gắn trách nhiệm đối với người nghèo ở các dự án này, đồng thời kiên quyết loại bỏ các nhà thầu chậm thi công. Dự kiến, Bộ sẽ kêu gọi các doanh nghiệp hỗ trợ cho các dự án cầu treo này với tổng mức gần 900 tỷ đồng.

T.B (t.h)

Nguồn tin: Báo Đăk Nông

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây